Сергей Каледин
Аттестационные тесты с ответами. Управление проектами. Инициация проекта

Управление проектами. Инициация проекта. Тесты

Тест 1. Последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз)

Стратегическая цель

Миссия

Оперативные задачи

Тактические цели

Тест 2. Цель проекта – это …

желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения

направления и основные принципы осуществления проекта

получение прибыли

причина существования проекта

Тест 3. Непосредственное инициирование проекта включает в себя:

Принятие решения о начале проекта

Определение и назначение управляющего проектом

Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта

Анализ проблемы и потребности в проекте

Сбор исходных данных

Организация и контроль выполнения работ

Утверждение окончательного сводного плана управления проектом

Тест 4. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является …

санкционирование начала проекта

утверждение сводного плана

окончание проектных работ

архивирование проектной документации и извлеченные уроки

Тест 5. Стратегия проекта – это …

желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения

направления и основные принципы осуществления проекта

получение прибыли

причина существования проекта

Тест 6. Задачи, которые включает формирование концепции проекта:

Анализ проблемы и потребности в проекте

Сбор исходных данных

Определение целей и задач проекта

Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта

Организация и контроль выполнения работ

Утверждение окончательного бюджета проекта

Подписание контрактов и контроль за их выполнением

Тест 7. Последовательность процессов определения целей и задач

Согласование

Формулирование

Фиксация

Структурирование

Тест 8. Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель:

Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные показатели и их значения, по которым определяется степень достижения цели

Цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами

Должна быть определена дата достижения цели

Цель должна быть сформулирована в одном предложении

Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение

Тест 9. Концепция проекта …

должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, инвестором, спонсором и др.

обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров

утверждается в завершении фазы инициации проекта

обязательно содержит сводный календарный план проектных работ

обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта

обязательно должна содержать концепции по управлению коммуникациями, поставками и контрактами

Ответы на Тесты

Тест 1. Последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз)

Ответ:

1 Миссия

2 Стратегическая цель

3 Тактические цели

4 Оперативные задачи

Тест 2. Цель проекта – это …

Ответ: желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения

Тест 3. Непосредственное инициирование проекта включает в себя:

Ответ:

Принятие решения о начале проекта

Определение и назначение управляющего проектом

Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта

Тест 4. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является …

Ответ: санкционирование начала проекта

Тест 5. Стратегия проекта – это …

Ответ: направления и основные принципы осуществления проекта

Тест 6. Задачи, которые включает формирование концепции проекта:

Ответ:

Анализ проблемы и потребности в проекте

Сбор исходных данных

Определение целей и задач проекта

Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта

Тест 7. Последовательность процессов определения целей и задач

Ответ:

1 Формулирование

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.