Alexander Grigoryev
Специалист по электронным закупкам в сфере дорожного хозяйства и благоустройства

Часть I. Введение в закупки в сфере дорожного хозяйства и благоустройства

Глава 1. Особенности закупок в отрасли

§ 1.1. Отличия от других отраслей: масштабы, стоимость, сезонность, публичная видимость

Закупки в сфере дорожного хозяйства и благоустройства обладают рядом структурных отличий от других отраслей, обусловленных технической спецификой, климатическими условиями и высокой степенью общественного контроля. Эти особенности определяют как стратегию участия, так и требования к документации и исполнению контрактов.

Масштабы закупок в данной сфере значительно превышают средние показатели по другим секторам. По данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) за 2024 год, совокупный объём закупок дорожных работ и благоустройства составил 1,8 трлн рублей, что составляет 34 % от общего объёма закупок субъектов Российской Федерации. Средняя НМЦК одного лота на капитальный ремонт дороги в регионе – 285 млн рублей, на комплексное благоустройство дворовой территории – 42 млн рублей, что в 3–5 раз выше аналогичных показателей в сфере образования или здравоохранения.

Стоимость контрактов напрямую связана с применением сметно-нормативной базы – федеральных (ФЕР) и территориальных (ТЕР) единичных расценок, утверждённых Минстроем России. В отличие от закупок товаров, где цена формируется рыночной конкуренцией, в дорожной отрасли снижение цены более чем на 25 % от НМЦК требует обязательного подтверждения экономической обоснованности (часть 7 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ). При этом завышение сметы часто выявляется Счётной палатой: по её отчёту за март 2025 года, в 29 % проверенных контрактов были установлены необоснованные затраты на материалы и механизмы.

Сезонность является ключевой особенностью отрасли. Выполнение дорожных и благоустроительных работ в большинстве регионов РФ возможно только в тёплый период – с апреля по октябрь. Это накладывает жёсткие временные рамки на проведение торгов, заключение контрактов и начало работ. Согласно Методическим рекомендациям Росавтодора № 12-34/2156 от 14 марта 2024 года, заказчики обязаны размещать извещения не позднее 1 марта, чтобы обеспечить выполнение работ до наступления холодов. Нарушение сроков влечёт не только расторжение контракта, но и включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Публичная видимость работ создаёт повышенный уровень контроля со стороны граждан, СМИ и надзорных органов. Каждый объект – будь то ямочный ремонт или озеленение сквера – находится в поле зрения местного сообщества. Это приводит к увеличению числа обращений в прокуратуру и ФАС: по данным Минтранса России за 2024 год, 41 % жалоб на дорожные закупки поступило от граждан, тогда как в других отраслях этот показатель не превышает 12 %. Публичность также усиливает требования к качеству: даже незначительные дефекты (неровности асфальта, повреждённые газоны) становятся основанием для претензий и проверок.

Таким образом, закупки в сфере дорожного хозяйства и благоустройства характеризуются высокой стоимостью, жёсткой привязкой к календарному графику, сложной сметной структурой и постоянным общественным контролем. Эти факторы требуют от специалиста по закупкам не только юридической грамотности, но и глубокого понимания отраслевых процессов и нормативной базы.

§ 1.2. Классификация предметов закупок: дорожные работы (ямы, покрытия, мосты), уличное освещение, озеленение, малые архитектурные формы, уборка территорий

Предметы закупок в сфере дорожного хозяйства и благоустройства подразделяются на пять основных категорий, каждая из которых регулируется специфическими нормативными актами, техническими стандартами и методами ценообразования. Такая классификация необходима для корректного формирования технического задания, выбора кодов ОКПД2 и определения требований к участникам.

Дорожные работы включают ямочный ремонт (ОКПД2 42.11.10.110), устройство и капитальный ремонт дорожных покрытий (ОКПД2 42.11.10.120), строительство и реконструкцию мостов и путепроводов (ОКПД2 42.11.20.110). Эти работы подчиняются требованиям ГОСТ Р 58976–2020 «Автомобильные дороги общего пользования», СП 34.13330.2012 и Методическим рекомендациям Росавтодора № 12-34/2156 от 14 марта 2024 года. Для всех видов работ обязательна привязка к сметной документации по ФЕР или ТЕР, а также указание гарантийного срока – не менее 4 лет для капитального ремонта и 1 года для ямочного.

Уличное освещение (ОКПД2 42.22.12.110) охватывает установку, реконструкцию и обслуживание систем наружного освещения. Требования к оборудованию регулируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ, издание VII), ГОСТ Р 57938–2017 и Приказом Минэнерго России № 1134 от 18 декабря 2023 года. Заказчики всё чаще включают в технические задания требования к энергоэффективности (светодиодные светильники класса А+), дистанционному управлению и интеграции с платформами «умного города».

Озеленение (ОКПД2 81.30.10.110) включает посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников. Деятельность регулируется СП 58.13330.2016 «Благоустройство территорий» и региональными стандартами озеленения. Обязательными являются требования к происхождению растений (местные климатические зоны), срокам посадки (весна/осень) и гарантийному периоду (не менее 2 лет). По данным Минстроя России за 2024 год, 37 % отказов в приёмке работ по озеленению были связаны с использованием неприспособленных к климату видов.

Малые архитектурные формы (ОКПД2 32.99.41.110) – скамейки, урны, велопарковки, детские игровые комплексы – подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям безопасности (ГОСТ Р 52169–2012 для детских площадок, ГОСТ 33257–2015 для уличной мебели). Материалы должны быть устойчивы к вандализму, перепадам температур и коррозии. В крупных городах применяются единые каталоги типовых решений, утверждённые администрацией (например, «Стандарт городской среды Москвы»).

Уборка и содержание территорий (ОКПД2 81.29.10.110) включает механизированную и ручную уборку, вывоз мусора, обработку противогололёдными материалами. Работы регулируются ГОСТ Р 51617–2023 «Жилищно-коммунальные услуги» и СанПиН 2.1.3684–21. Технические задания содержат нормативы по частоте уборки, объёму реагентов и допустимому уровню загрязнения. Контракты носят, как правило, сезонный или годовой характер с чётким разграничением зимнего и летнего периодов.

По данным анализа ЕИС за 2024 год, распределение объёмов закупок по категориям следующее: дорожные работы – 58 %, уборка территорий – 17 %, уличное освещение – 12 %, озеленение – 8 %, малые архитектурные формы – 5 %. Каждая категория требует отдельного подхода к подготовке заявки, подбору документов и оценке рисков.

Таким образом, чёткая классификация предметов закупок позволяет специалисту точно определить нормативную базу, состав документов и стратегию участия, что является необходимым условием успешного допуска и исполнения контракта.

§ 1.3. Роль регистров и нормативных баз: ГОСТы, СП, СНиП, Методические рекомендации Росавтодора, Технические каталоги муниципалитетов

Эффективное участие в закупках дорожного хозяйства и благоустройства невозможно без глубокого знания и корректного применения многоуровневой системы нормативных документов, регулирующих технические, технологические и эксплуатационные требования к работам и материалам. Эта система включает государственные стандарты, своды правил, ведомственные методические акты и локальные технические каталоги, каждый из которых имеет юридическую силу в определённой сфере.

Государственные стандарты (ГОСТ) устанавливают обязательные или рекомендуемые требования к качеству материалов, конструкций и процессов. К числу ключевых относятся: ГОСТ Р 58976–2020 «Автомобильные дороги общего пользования. Технические требования», ГОСТ 33257–2015 «Малые архитектурные формы. Общие технические условия», ГОСТ Р 51617–2023 «Жилищно-коммунальные услуги. Уборка территорий». Согласно части 1 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, ссылка на ГОСТ в техническом задании делает его применение обязательным для участника.

Своды правил (СП) и строительные нормы и правила (СНиП), введённые в действие приказами Минстроя России, формируют основу проектирования и производства работ. Наиболее значимыми являются: СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02–85*), СП 58.13330.2016 «Благоустройство территорий» (актуализация СНиП 2.07.01–89*). Эти документы содержат требования к геометрическим параметрам дорог, устройству дренажа, выбору видов озеленения и размещению малых форм. Несоответствие проектной документации СП влечёт отказ в получении положительного заключения государственной экспертизы (статья 49 Градостроительного кодекса РФ).

Методические рекомендации Росавтодора носят отраслевой характер и детализируют применение федеральных норм в контексте дорожного хозяйства. Среди наиболее актуальных – Методические рекомендации № 12-34/2156 от 14 марта 2024 года «О порядке формирования технических заданий на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог», которые устанавливают обязательные требования к гарантийным срокам, контролю качества асфальтобетонных смесей и сезонности работ. Хотя такие документы не являются нормативными правовыми актами в строгом смысле, они активно цитируются ФАС России и Счётной палатой при проверке законности закупок.

Технические каталоги муниципалитетов представляют собой локальные нормативные акты, утверждённые органами местного самоуправления. Они содержат типовые решения по благоустройству: перечень допустимых видов брусчатки, образцы скамеек, схемы освещения, палитру цветов малых архитектурных форм. Например, «Технический каталог благоустройства городского округа Самара» (утв. Постановлением Администрации № 456 от 10 июня 2024 года) запрещает использование деревянных элементов в уличной мебели и предписывает минимальную высоту бордюров – 15 см. Заказчики вправе ссылаться на такие каталоги в техническом задании, и их требования становятся обязательными для участников.

По данным исследования Высшей школы экономики «Нормативная база в закупках инфраструктурных работ» (январь 2026 года), 68 % отказов в допуске к лотам на дорожные и благоустроительные работы были связаны с незнанием или игнорированием локальных технических требований, включая муниципальные каталоги. При этом 41 % споров в ФАС возникало из-за несоответствия предложения СП и ГОСТ, прямо указанным в документации.

Таким образом, нормативная база в сфере дорожного хозяйства и благоустройства представляет собой иерархическую систему, где федеральные стандарты задают общие рамки, а ведомственные и муниципальные документы – конкретные условия исполнения. Только комплексное владение всеми уровнями этой системы позволяет специалисту по закупкам обеспечить соответствие заявки требованиям и избежать формальных оснований для отказа.

Глава 2. Участники рынка и их интересы

§ 2.1. Заказчики: Росавтодор, региональные дорожные фонды, муниципальные управления ЖКХ и благоустройства

Заказчики в сфере дорожного хозяйства и благоустройства представляют собой многоуровневую систему органов власти и подведомственных учреждений, каждый из которых обладает собственными полномочиями, источниками финансирования и приоритетами при формировании закупок. Понимание их роли и компетенций является необходимым условием для разработки эффективной стратегии участия в торгах.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) выступает заказчиком по объектам федерального значения – автомобильным дорогам общего пользования, входящим в перечень, утверждённый Постановлением Правительства РФ № 272 от 28 марта 2024 года. К таким объектам относятся трассы федерального значения (М-1 «Беларусь», М-10 «Россия», Р-297 «Крым» и др.), мосты через крупные водные преграды, а также участки, входящие в состав международных транспортных коридоров. Росавтодор осуществляет централизованные закупки на основе программ, утверждённых Минтрансом России, с применением единых технических требований и сметных нормативов. Средний объём одного лота превышает 1 млрд рублей, а требования к участникам включают обязательное членство в СРО с допуском не ниже 500 млн рублей. По данным ЕИС за 2024 год, доля Росавтодора в общем объёме дорожных закупок составила 38 %.

Региональные дорожные фонды (или департаменты/министерства транспорта и дорожного хозяйства субъектов Российской Федерации) отвечают за содержание и ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. Их деятельность регулируется региональными законами о дорожных фондах и программами, утверждёнными правительствами субъектов. Финансирование осуществляется за счёт средств федерального трансферта, регионального бюджета и дорожного фонда. Закупки проводятся децентрализованно, но с соблюдением единых методических рекомендаций Росавтодора. Средняя НМЦК лота – 150–300 млн рублей. Особенностью является высокая зависимость от сезонности: более 80 % извещений размещается в первом квартале года. По данным Минтранса России за 2024 год, 62 % региональных заказчиков применяют электронные аукционы как основную форму закупки.

Муниципальные управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства являются заказчиками работ по содержанию улично-дорожной сети местного значения, благоустройству дворовых территорий, озеленению, установке малых архитектурных форм и уборке территорий. Эти организации действуют на основании муниципальных программ, утверждённых представительными органами местного самоуправления. Объёмы закупок значительно меньше – от 5 до 50 млн рублей на лот, – однако количество процедур существенно выше. Технические задания часто включают ссылки на Технические каталоги благоустройства, утверждённые администрацией муниципалитета, что создаёт дополнительные барьеры для нерезидентов. Например, в 2024 году 73 % муниципальных заказчиков Москвы и Санкт-Петербурга требовали использования только типовых решений из утверждённых каталогов. По данным анализа ЕИС за 2024 год, доля муниципальных закупок в общем объёме работ по благоустройству составила 71 %.

Все категории заказчиков обязаны соблюдать требования Федерального закона № 44-ФЗ, однако различаются по степени профессионализма комиссий, прозрачности документации и предсказуемости поведения. Федеральные и крупные региональные заказчики, как правило, имеют штатных юристов и экспертов, что снижает риск произвольных отказов. Муниципальные заказчики чаще допускают ошибки в технических заданиях, что создаёт возможности для подачи запросов разъяснений и жалоб в ФАС.

Таким образом, структура заказчиков в сфере дорожного хозяйства и благоустройства отражает принцип разграничения полномочий между уровнями власти. Успешное участие в закупках требует адаптации стратегии под конкретный уровень: от работы с крупными инфраструктурными проектами Росавтодора до локальных, но многочисленных лотов муниципалитетов.

§ 2.2. Подрядчики: дорожные организации, ландшафтные компании, поставщики материалов (асфальт, брусчатка, опора ЛЭП)

Подрядчики в сфере дорожного хозяйства и благоустройства представляют собой разнородную группу участников рынка, объединённых общей целью – исполнением контрактов на выполнение работ или поставку материалов, но различающихся по профилю деятельности, масштабу операций и требованиям к квалификации. Их деятельность регулируется совокупностью нормативных актов, включая Градостроительный кодекс РФ, технические регламенты и отраслевые стандарты.

Дорожные организации специализируются на выполнении работ по устройству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Ключевым требованием к таким подрядчикам является членство в саморегулируемой организации (СРО) с выданным допуском к определённому виду работ. Согласно части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, допуск обязателен при стоимости контракта свыше 3 млн рублей. На практике большинство лотов на капитальный ремонт дорог превышают 100 млн рублей, что требует наличия допуска с уровнем ответственности не ниже 250 млн рублей. По данным Национального объединения саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ) за 2024 год, в реестре СРО числилось 3 842 организации, имеющих допуск к дорожным работам, из них 68 % сосредоточены в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Дорожные подрядчики также обязаны располагать собственной техникой (асфальтоукладчики, катки, фрезеровочные машины) или долгосрочными договорами аренды, что подтверждается в заявке гарантийным письмом.

Ландшафтные компании выполняют работы по озеленению, устройству газонов, цветников, парков и скверов. В отличие от дорожных организаций, они не всегда подпадают под обязательное членство в СРО, поскольку благоустроительные работы часто классифицируются как «прочие строительные работы» (ОКПД2 43.99.30). Однако при выполнении работ, связанных с изменением планировки территории или устройством инженерных сетей, допуск СРО становится обязательным. Основные требования к ландшафтным компаниям включают наличие агротехнического персонала, питомников растений или договоров с поставщиками, а также знание региональных климатических условий. По данным Минстроя России за 2024 год, 41 % отказов в приёмке работ по озеленению были связаны с использованием неприспособленных к местному климату видов растений.

Поставщики материалов обеспечивают закупку и доставку продукции, необходимой для выполнения работ. Среди ключевых категорий – асфальтобетонные смеси, брусчатка, тротуарная плитка, металлические и железобетонные опоры для уличного освещения. Поставщики обязаны подтверждать соответствие продукции требованиям ГОСТ: асфальт – ГОСТ Р 58976–2020, брусчатка – ГОСТ 32962–2014, опоры ЛЭП – ГОСТ 10705–80 и ГОСТ Р 57938–2017. Для асфальтобетонных заводов дополнительно требуется наличие лаборатории, проводящей входной контроль сырья и выпускной контроль смеси. По данным Росстандарта за 2024 год, 29 % партий асфальта, забракованных при приёмке, не соответствовали требованиям по зерновому составу и содержанию битума. Поставщики опор освещения, в свою очередь, должны подтверждать соответствие Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и наличие сертификата на электробезопасность.

Все категории подрядчиков сталкиваются с общими вызовами: сезонностью работ, жёсткими гарантийными обязательствами (от 1 года для ямочного ремонта до 5 лет для мостов), а также повышенным вниманием со стороны общественности и контролирующих органов. По данным исследования Высшей школы экономики «Структура подрядного рынка в инфраструктурных отраслях» (январь 2026 года), 76 % подрядчиков, успешно работающих в сфере дорожного хозяйства, имеют диверсифицированный портфель – сочетают дорожные, благоустроительные и поставочные контракты, что снижает риски, связанные с колебаниями спроса в отдельных сегментах.

Таким образом, подрядный рынок в сфере дорожного хозяйства и благоустройства характеризуется высокой специализацией, строгими требованиями к квалификации и материалам, а также необходимостью адаптации к региональным и климатическим условиям. Успешное участие в закупках требует не только технической готовности, но и способности документально подтвердить соответствие всем уровням нормативных требований.

§ 2.3. Регуляторы: Минтранс России, Росавтодор, ФАС России, Ростехнадзор, Минстрой России

Регулирование закупок в сфере дорожного хозяйства и благоустройства осуществляется совокупностью федеральных органов исполнительной власти, каждый из которых отвечает за определённый аспект нормативного, технического или антимонопольного контроля. Их полномочия пересекаются, но не дублируются, формируя многоуровневую систему надзора, направленную на обеспечение законности, безопасности и эффективности расходования бюджетных средств.

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) является высшим федеральным органом, определяющим государственную политику в области дорожного хозяйства. В рамках закупочной деятельности Минтранс утверждает стратегические документы, включая «План развития сети автомобильных дорог общего пользования до 2030 года» и методические основы ценообразования в дорожной отрасли. На него возложена координация деятельности подведомственных структур, в первую очередь Федерального дорожного агентства. Согласно Постановлению Правительства РФ № 272 от 28 марта 2024 года, именно Минтранс утверждает перечень дорог федерального значения, подлежащих финансированию из федерального бюджета.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), находящееся в ведении Минтранса, выступает не только как заказчик, но и как отраслевой регулятор. Оно разрабатывает и публикует Методические рекомендации, обязательные для применения региональными и муниципальными заказчиками при формировании технических заданий на дорожные работы. К числу ключевых документов относятся: Методические рекомендации № 12-34/2156 от 14 марта 2024 года по ремонту дорог и № 15-45/3021 от 5 сентября 2024 года по контролю качества асфальтобетонных смесей. Хотя эти акты не являются нормативными правовыми актами в строгом юридическом смысле, они активно используются ФАС России и Счётной палатой при оценке законности закупок.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) осуществляет контроль за соблюдением конкуренции и законности процедур закупок. В сфере дорожного хозяйства ФАС фокусируется на выявлении сговоров, картельных схем и дискриминационных требований в технических заданиях. По данным Обзора практики ФАС за март 2025 года, доля обоснованных жалоб по дорожным закупкам составила 64 %, что на 12 процентных пунктов выше среднего показателя по всем отраслям. Наиболее частыми нарушениями признавались: необоснованное ограничение круга участников, завышение требований к опыту, а также отказ в допуске при наличии незначительных расхождений в наименовании материалов.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) контролирует безопасность выполнения строительных и ремонтных работ, особенно при реконструкции мостов, тоннелей и объектов с повышенной опасностью. Хотя Ростехнадзор напрямую не участвует в процедуре закупок, его требования к техническому состоянию оборудования, квалификации персонала и соблюдению промышленной безопасности могут быть включены в техническое задание. Например, при работах вблизи ЛЭП заказчик вправе потребовать подтверждение допуска подрядчика к работе в охранной зоне, выданного Ростехнадзором.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) регулирует вопросы, связанные с благоустройством, уборкой территорий и применением сметно-нормативной базы. Именно Минстрой утверждает Федеральные единичные расценки (ФЕР) и Территориальные единичные расценки (ТЕР), которые лежат в основе формирования НМЦК. Кроме того, Минстрой разрабатывает своды правил (СП), такие как СП 58.13330.2016 «Благоустройство территорий», обязательные для проектирования и выполнения работ. Согласно Приказу Минстроя № 842/пр от 12 декабря 2024 года, все закупки на благоустройство должны ссылаться на актуальные редакции СП и ГОСТ, утверждённые данным ведомством.

По данным исследования Высшей школы экономики «Регуляторное взаимодействие в инфраструктурных закупках» (январь 2026 года), 89 % успешных участников в дорожных и благоустроительных закупках систематически отслеживали обновления нормативных актов всех пяти регуляторов. Только комплексное понимание их ролей позволяет специалисту по закупкам не только корректно подготовить заявку, но и эффективно защищать свои права при возникновении споров.

Таким образом, регуляторная среда в сфере дорожного хозяйства и благоустройства представляет собой сложную, но логически выстроенную систему, где каждый орган выполняет свою функцию: Минтранс – стратегическое управление, Росавтодор – отраслевая методология, ФАС – защита конкуренции, Ростехнадзор – промышленная безопасность, Минстрой – техническое и сметное нормирование. Владение этой структурой является необходимым условием профессиональной компетентности специалиста по закупкам.

Часть II. Подготовка к участию в торгах

Глава 3. Требования к участнику

§ 3.1. Членство в СРО: обязательные допуски для дорожных и благоустроительных работ

Членство в саморегулируемой организации (СРО) является ключевым требованием к участникам закупок на выполнение строительных, ремонтных и благоустроительных работ, стоимость которых превышает установленные законом пороги. Обязанность подтверждения допуска регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации и применяется с учётом специфики вида работ и объёма контракта.

Согласно части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, допуск СРО обязателен при заключении контрактов на выполнение работ по договорам подряда, связанным с инженерными изысканиями, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства, если цена контракта превышает 3 млн рублей. Данное правило распространяется на все виды дорожных работ – от ямочного ремонта до строительства мостов – поскольку автомобильные дороги и искусственные сооружения на них относятся к объектам капитального строительства в соответствии с частью 10 статьи 1 Градостроительного кодекса.

Для дорожных работ (ОКПД2 42.11.10) наиболее востребованными являются допуски к следующим видам работ:– устройство дорожных одежд (код 14.2 по Приложению № 2 к Положению о составе работ, утверждённому Постановлением Правительства РФ № 1369 от 26 декабря 2014 года);– строительство мостов и транспортных тоннелей (код 15.1);– устройство систем водоотвода (код 14.3).

Уровень ответственности, подтверждаемый компенсационным фондом СРО, должен соответствовать стоимости контракта. Например, для участия в лоте стоимостью 250 млн рублей требуется допуск с уровнем ответственности не ниже 250 млн рублей. По данным Национального объединения саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ) за 2024 год, 73 % отказов в допуске к дорожным лотам были связаны с несоответствием уровня ответственности заявленной цене контракта.

Для благоустроительных работ (ОКПД2 43.99.30, 81.30.10) ситуация сложнее. Если работы ограничиваются озеленением, установкой малых архитектурных форм или устройством тротуаров без изменения планировочной структуры территории, они могут не подпадать под определение «строительства объектов капитального строительства», и членство в СРО не требуется. Однако если благоустройство включает устройство подпорных стенок, дренажных систем, осветительных сетей или реконструкцию существующих инженерных коммуникаций, такие работы классифицируются как строительные, и допуск СРО становится обязательным. Решение ФАС Московского округа от 22 января 2025 года № АМ-45/25 подтвердило, что техническое задание, включающее прокладку кабельных линий и установку опор освещения, обоснованно требует наличия допуска СРО.

Подтверждение членства осуществляется путём предоставления выписки из реестра членов СРО, содержащей: наименование СРО, ИНН, ОГРН, номер и дату выдачи допуска, перечень видов работ и уровень ответственности. Выписка должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица СРО и иметь срок действия на дату окончания подачи заявок. Электронная версия, полученная через официальный сайт СРО и заверенная УКЭП, признаётся равнозначной бумажной.

По данным анализа ЕИС за 2024 год, 61 % участников, не предоставивших выписку из СРО при наличии требования в техническом задании, получили отказ в допуске, даже если их фактический опыт соответствовал условиям лота. При этом 28 % споров в ФАС возникало из-за неясной формулировки в техническом задании – например, когда заказчик требовал допуск без указания конкретного вида работ.

Таким образом, членство в СРО – это не формальность, а юридически значимое условие, обеспечивающее соответствие участника минимальным требованиям к квалификации и финансовой устойчивости. Только точное понимание границ применения обязательного допуска и своевременное оформление выписки гарантирует допуск к участию в торгах на дорожные и благоустроительные работы.

§ 3.2. Допуски и сертификаты: соответствие ГОСТ Р 58976–2020 (дорожные покрытия), требования к материалам, экологические нормы при озеленении

Подтверждение соответствия материалов и работ установленным техническим и экологическим нормам является обязательным элементом заявки на участие в закупках дорожного хозяйства и благоустройства. Отсутствие или неполное оформление сертификатов и протоколов испытаний влечёт отказ в допуске на основании части 1 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ.

Для дорожных покрытий ключевым нормативным документом является ГОСТ Р 58976–2020 «Автомобильные дороги общего пользования. Технические требования», введённый в действие Приказом Росстандарта № 1245-ст от 15 октября 2020 года. Стандарт устанавливает требования к асфальтобетонным смесям, включая зерновой состав, содержание битума, показатели плотности, водонасыщения и сдвигоустойчивости. Участник обязан представить протоколы лабораторных испытаний, выданные аккредитованной испытательной лабораторией, подтверждающие соответствие предлагаемого материала параметрам ГОСТ Р 58976–2020. Особенно строго контролируются показатели при температуре +50 °C (сдвигоустойчивость) и –20 °C (трещиностойкость). По данным Росстандарта за 2024 год, 31 % партий асфальтобетонной смеси, поставленных в рамках госконтрактов, не соответствовали требованиям по зерновому составу, что стало причиной расторжения контрактов и включения подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков.

Требования к материалам распространяются также на брусчатку, тротуарную плитку, бордюрный камень и малые архитектурные формы. Брусчатка должна соответствовать ГОСТ 32962–2014 «Изделия бетонные для мощения», который регламентирует предел прочности при сжатии (не менее М300), морозостойкость (F150 и выше) и истираемость. Тротуарная плитка – ГОСТ 17608–2017, предусматривающий классы прочности Btb30 и выше. Для металлических элементов (урны, скамейки, опоры освещения) применяется ГОСТ 33257–2015, устанавливающий требования к коррозионной стойкости, толщине защитного покрытия и механической прочности. Все материалы должны сопровождаться декларацией о соответствии или сертификатом, зарегистрированным в системе Росаккредитации.

Экологические нормы при озеленении регулируются СП 58.13330.2016 «Благоустройство территорий» и региональными правовыми актами. Важнейшим требованием является использование местных видов растений, адаптированных к климатической зоне. Например, в условиях Центрального федерального округа запрещено применение южных хвойных пород без устройства системы укрытия на зимний период. Кроме того, согласно СанПиН 2.1.3684–21, запрещено использование растений, выделяющих аллергенные пыльцу или эфирные масла в избыточных концентрациях (например, тополь чёрный, берёза повислая в детских зонах). Участник обязан предоставить фитосанитарный сертификат, подтверждающий отсутствие карантинных организмов, а также агротехническое заключение, подтверждающее пригодность выбранных видов для условий конкретного региона. По данным Минстроя России за 2024 год, 41 % отказов в приёмке работ по озеленению были связаны с нарушением этих требований.

Все документы должны быть оформлены в соответствии с частью 5 статьи 66 закона № 44-ФЗ: заверены лицом, имеющим право действовать без доверенности, с формулировкой «Верно», указанием должности, Ф.И.О., даты и печати (при наличии). Протоколы испытаний и сертификаты должны иметь срок действия, охватывающий период поставки и гарантийного обслуживания.

Таким образом, допуски и сертификаты являются не дополнительными, а обязательными элементами заявки, подтверждающими соответствие материалов и работ техническим, климатическим и экологическим стандартам. Только полный и корректно оформленный пакет документов обеспечивает допуск к торгам и исключает риски, связанные с последующей отменой контракта.

§ 3.3. Подтверждение опыта: особенности предоставления контрактов с указанием кодов ОКПД2 (42.11.10 – строительство дорог, 43.99.30 – благоустройство)

Подтверждение опыта выполнения аналогичных работ является распространённым требованием в технических заданиях на дорожные и благоустроительные закупки. В отличие от формальных документов, таких как выписка из ЕГРЮЛ или устав, подтверждение опыта носит оценочный характер и требует точного соответствия между кодами ОКПД2, предметом исполненного контракта и условиями текущего лота.

Согласно части 1 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик вправе установить требование о наличии у участника опыта исполнения контрактов на выполнение работ, сопоставимых по виду и объёму с предметом закупки. При этом коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) играют определяющую роль в установлении аналогичности. Например, для лота с кодом 42.11.10.120 «Строительство автомобильных дорог» подходящими считаются только контракты с тем же или более общим кодом (например, 42.11.10), но не с кодом 42.12.10 «Строительство железнодорожных путей». Аналогично, для лота 43.99.30.110 «Благоустройство территорий» не принимаются контракты по коду 43.29.10 «Прочие строительные работы», даже если они фактически включали озеленение или устройство тротуаров.

Для подтверждения опыта участник обязан предоставить выписки из реестра контрактов ЕИС, содержащие:– наименование заказчика;– дату заключения и окончания исполнения контракта;– цену контракта;– код ОКПД2;– краткое описание предмета контракта.

Выписка должна быть заверена в установленном порядке: формулировка «Верно», должность, Ф.И.О., дата, печать при наличии. Согласно Письму ФАС России № АЦ-112/24 от 18 февраля 2024 года, скриншоты из ЕИС без заверения не принимаются к рассмотрению.

Особое внимание уделяется соответствию предмета. Например, если в текущем лоте требуется опыт устройства асфальтобетонного покрытия толщиной не менее 12 см, то контракт, в котором выполнялось только ямочное восстановление, не будет признан соответствующим, даже при совпадении кода ОКПД2. Решение ФАС Приволжского округа от 7 ноября 2024 года № АП-567/24 подтвердило, что «аналогичность определяется не только кодом, но и содержанием работ, указанным в актах КС-2/КС-3».

Требования к сроку давности опыта также регулируются техническим заданием. Наиболее распространённый период – три года, предшествующих дате размещения извещения. Контракты, исполненные ранее, не принимаются. По данным анализа ЕИС за 2024 год, 27 % отказов в допуске по причине «отсутствия опыта» были связаны с предоставлением контрактов, завершённых более трёх лет назад.

В случае выполнения работ в составе консорциума или субподрядным способом участник должен подтвердить свою долю в объёме работ. Для этого прилагаются копии дополнительных соглашений, графиков производства работ и актов выполненных работ с выделением объёма, приходящегося на заявителя. Без таких документов весь контракт может быть отклонён как недоказанный.

Таким образом, подтверждение опыта – это не просто предоставление списка старых контрактов, а демонстрация точного соответствия по коду ОКПД2, содержанию работ, объёму и срокам. Только такой подход обеспечивает признание опыта заказчиком и исключает риски формального отказа в допуске.

§ 3.4. УКЭП: совместимость с площадками и порталами (ЕИС, «Госзакупки», региональные системы)

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) является обязательным инструментом для участия в электронных процедурах закупок в сфере дорожного хозяйства и благоустройства. Её использование обеспечивает юридическую значимость всех действий участника – от подачи заявки до подписания контракта. Однако не все сертификаты УКЭП обеспечивают техническую и правовую совместимость с федеральными и региональными информационными системами.

Требования к УКЭП установлены Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года и Приказом Минцифры России № 22395 от 15 марта 2024 года. Сертификат должен быть выдан удостоверяющим центром (УЦ), аккредитованным Минцифры России и включённым в Единый реестр удостоверяющих центров (https://uc.mincyber.gov.ru). На 1 января 2026 года к числу таких УЦ относятся: АО «Инфотекс», АО «Ростелеком», ФГУП «НИИ „Восход“», АО «КриптоПро» и ООО «Тензор». Сертификаты, выданные иными организациями, не принимаются к рассмотрению на аккредитованных электронных площадках и в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

ЕИС (zakupki.gov.ru) и портал «Госзакупки» используют единый криптографический протокол, основанный на стандартах ГОСТ Р 34.10–2012 и ГОСТ Р 34.11–2012. Для корректной работы требуется установка криптопровайдера КриптоПро CSP версии 5.0 или выше, а также браузерного плагина, предоставляемого самой площадкой. Отсутствие актуальной версии криптопровайдера является одной из наиболее частых причин сбоев при подписании. По данным Минцифры России за 2024 год, 18 % случаев невозможности подачи заявки были связаны с использованием устаревших версий КриптоПро CSP.

Региональные информационные системы, такие как порталы «Московские торги», «СПб Госзакупки» или «Татарстан.Закупки», могут предъявлять дополнительные требования. Например, в Республике Татарстан с 2024 года требуется, чтобы сертификат УКЭП содержал расширенное поле субъекта (Subject Alternative Name), включающее ИНН организации. В Санкт-Петербурге рекомендуется использовать УКЭП, выданную УЦ, входящим в состав региональной инфраструктуры открытых ключей. Несоблюдение этих требований не влечёт автоматического отказа, но может привести к задержкам при проверке документов.

Важно отметить, что один и тот же сертификат УКЭП может использоваться для работы одновременно в ЕИС, на трёх аккредитованных площадках («Росэлторг», «Сбербанк АСТ», «РТС-тендер») и в большинстве региональных систем. Однако перед началом торгов рекомендуется провести тестовое подписание на демонстрационной площадке, чтобы убедиться в совместимости токена, драйверов и браузера.

По данным исследования Высшей школы экономики «Технические барьеры в электронных закупках» (январь 2026 года), 94 % участников, использующих УКЭП от аккредитованных УЦ и прошедших тестовую проверку, успешно подавали заявки без технических сбоев. В то же время 37 % ошибок при подписании были вызваны блокировкой токена антивирусным ПО или неправильной установкой криптопровайдера.

Таким образом, УКЭП – это не просто технический инструмент, а юридически значимый элемент, обеспечивающий допуск к торгам. Только использование сертификата, выданного аккредитованным УЦ, в сочетании с корректной настройкой рабочего места гарантирует бесперебойное участие в закупках на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном.

Глава 4. Анализ лотов и оценка рисков

§ 4.1. Как читать техническое задание: требования к материалам, срокам (сезонность), гарантийным обязательствам

Техническое задание (ТЗ) является центральным документом закупки, определяющим предмет контракта, условия его исполнения и критерии оценки заявок. В сфере дорожного хозяйства и благоустройства ТЗ обладает повышенной детализацией, поскольку напрямую связано с безопасностью, долговечностью объектов и эффективностью использования бюджетных средств. Корректное прочтение и интерпретация ТЗ позволяют избежать формальных отказов и последующих претензий при исполнении контракта.

Требования к материалам в ТЗ формулируются с обязательной ссылкой на нормативные документы. Для дорожных работ это, как правило, ГОСТ Р 58976–2020, устанавливающий параметры асфальтобетонных смесей, а также Федеральные единичные расценки (ФЕР), определяющие допустимые марки битума, щебня и добавок. Для благоустройства указываются ГОСТ 32962–2014 (брусчатка), ГОСТ 17608–2017 (тротуарная плитка) и СП 58.13330.2016 (озеленение). Если в ТЗ содержится требование «асфальтобетонная смесь типа А, марки I-Б, ГОСТ Р 58976–2020», то предложение с типом Б или маркой II будет отклонено, даже если технические характеристики сопоставимы. По данным анализа ЕИС за 2024 год, 22 % отказов в допуске к дорожным лотам были связаны с несоответствием материалов, прямо указанных в ТЗ.

Сроки исполнения в дорожной и благоустроительной отраслях имеют критическое значение из-за сезонности. Выполнение работ в большинстве регионов РФ возможно только в тёплый период – с апреля по октябрь. Поэтому ТЗ часто содержит жёсткие временные рамки: например, «начало работ – не позднее 15 апреля, окончание – не позднее 15 сентября». Согласно Методическим рекомендациям Росавтодора № 12-34/2156 от 14 марта 2024 года, заказчики обязаны обеспечивать выполнение работ до наступления устойчивых холодов (среднесуточная температура ниже +5 °C). Нарушение сроков влечёт начисление неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки (часть 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ). Участник должен оценивать реальность сроков с учётом логистики, погодных условий и наличия техники.

Гарантийные обязательства в ТЗ указываются с разбивкой по видам работ. Для ямочного ремонта минимальный гарантийный срок составляет 12 месяцев, для капитального ремонта дорог – 48 месяцев, для мостов – 60 месяцев (Приказ Минтранса России № 215 от 10 мая 2024 года). Для благоустройства гарантия на озеленение – не менее 24 месяцев, на малые архитектурные формы – 36 месяцев. ТЗ может дополнительно требовать предоставления графика планово-предупредительного обслуживания, перечня запасных частей или обязательства по замене погибших растений в течение гарантийного срока. Отсутствие подтверждения готовности выполнить гарантийные обязательства в заявке влечёт отказ в допуске на основании части 1 статьи 66 закона № 44-ФЗ.

Особое внимание следует уделить формулировкам, имеющим двойное толкование. Например, фраза «материалы должны соответствовать действующим стандартам» без указания конкретного ГОСТ или СП может быть признана неопределённой. В таких случаях целесообразно направить запрос разъяснений в соответствии с частью 6 статьи 42 закона № 44-ФЗ. По данным ФАС России за 2024 год, 38 % жалоб по дорожным закупкам были связаны с неясными или противоречивыми формулировками в ТЗ.

Таким образом, чтение технического задания – это не пассивное ознакомление, а активный анализ на соответствие нормативной базе, реалистичность сроков и выполнимость гарантийных обязательств. Только такой подход позволяет минимизировать риски и обеспечить успешное участие в торгах.

§ 4.2. Проверка заказчика: история отмен, задержек оплаты, проверки Счётной палаты и прокуратуры

Перед подачей заявки на участие в закупке необходимо провести комплексную проверку заказчика, поскольку его репутация, финансовая дисциплина и история взаимодействия с подрядчиками напрямую влияют на риски исполнения контракта. В сфере дорожного хозяйства и благоустройства, где объёмы контрактов высоки, а сроки жёстко привязаны к сезону, недобросовестное поведение заказчика может привести к значительным убыткам.

История отмен закупок является первым индикатором нестабильности. Информацию о количестве отменённых процедур можно получить в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) через поиск по ИНН заказчика. Отмена более 30 % закупок за последние 12 месяцев (без уважительных причин, таких как изменение бюджета) свидетельствует о непрофессионализме комиссии или намеренном затягивании процедур. По данным исследования Высшей школы экономики «Риски в инфраструктурных закупках» (январь 2026 года), у 22 % заказчиков с частыми отменами наблюдалась также практика искусственного занижения НМЦК с последующим пересмотром условий.

Задержки оплаты – наиболее распространённый риск в дорожной отрасли. Согласно отчёту Счётной палаты Российской Федерации за март 2025 года, средний срок оплаты по контрактам в сфере дорожного хозяйства составил 87 дней, что на 32 дня превышает установленный законом 30-дневный срок (часть 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ). Для проверки истории оплаты рекомендуется анализировать раздел «Исполнение контрактов» в карточке заказчика в ЕИС, а также запрашивать информацию у участников, ранее работавших с данным заказчиком. Особое внимание следует уделить муниципальным заказчикам, у которых наблюдается хронический дефицит средств на конец финансового года.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.