Alexander Grigoryev
Управление цифровыми проектами в муниципалитете: от идеи до внедрения

Введение

§ 0.1. Цель пособия

Настоящее методическое пособие разработано с целью оказания практической поддержки органам местного самоуправления в реализации цифровых инициатив на всех этапах их жизненного цикла – от формирования идеи до внедрения, эксплуатации и оценки результатов. Основной задачей является снижение барьеров, связанных с отсутствием у ответственных сотрудников муниципалитетов специализированной подготовки в области информационных технологий. Согласно данным ВШЭ за 2025 год, более 70 % муниципальных образований Российской Федерации не располагают штатными ИТ-специалистами, а принятие решений по цифровизации зачастую осуществляется руководителями без технического образования (НИУ ВШЭ, «Индекс цифровой зрелости регионов», 2025). В этих условиях эффективность цифровых проектов напрямую зависит от наличия доступных, структурированных и юридически корректных методических материалов, ориентированных на практическое применение. Пособие не заменяет профессиональную ИТ-экспертизу, но обеспечивает необходимый минимум компетенций для грамотного планирования, закупки, контроля и сопровождения цифровых решений в рамках действующего законодательства Российской Федерации и стратегических документов, включая «Стратегию развития цифровой экономики до 2030 года» и «Концепцию развития государственного управления в цифровой среде» (Минцифры России, 2023–2024).

§ 0.2. Кто такой «ответственный за цифровизацию» в малом городе или районе

В условиях отсутствия в большинстве муниципальных образований Российской Федерации штатных должностей, формально закреплённых за функциями управления цифровой трансформацией, роль «ответственного за цифровизацию» фактически выполняет сотрудник, назначенный приказом главы администрации или исполняющий соответствующие обязанности в рамках своей основной должности. Согласно мониторингу Минцифры России (2024), в 82 % городских и сельских поселений с численностью населения до 50 тыс. человек такие функции возлагаются на заместителей главы администрации по экономике, финансам или вопросам ЖКХ, а в 14 % – на специалистов отдела информационных технологий или делопроизводства, даже при отсутствии у них профильного образования. В остальных случаях ответственность распределена между несколькими должностными лицами без чёткого разграничения полномочий. Исследование НИУ ВШЭ (2025) указывает, что в 68 % малых муниципалитетов (до 20 тыс. жителей) ответственный за цифровизацию одновременно курирует не менее трёх других направлений деятельности, включая работу с обращениями граждан, организацию общественных мероприятий или управление имуществом. При этом его полномочия ограничены координацией взаимодействия с внешними подрядчиками, подготовкой технических заданий и обеспечением внутреннего информирования, тогда как стратегическое планирование и принятие решений о финансировании остаются в компетенции главы администрации. Таким образом, «ответственный за цифровизацию» в малом городе или районе представляет собой де-факто назначенного исполнителя, действующего в рамках административной иерархии, но не обладающего ни методологической поддержкой, ни ресурсами, характерными для профильных ИТ-менеджеров в крупных организациях. Его эффективность напрямую зависит от доступности практических руководств, стандартизированных процедур и возможностей профессионального обучения, предусмотренных региональными и федеральными программами цифрового развития.

§ 0.3. Основные ошибки при запуске цифровых проектов (по данным Счётной палаты и ВШЭ, 2023–2026 гг.)

Анализ практики реализации цифровых инициатив в муниципальных образованиях Российской Федерации, проведённый Счётной палатой РФ и НИУ ВШЭ в период с 2023 по 2026 год, выявил устойчивые типологические ошибки, приводящие к неэффективному использованию бюджетных средств, низкой востребованности результатов и нарушению сроков внедрения. Наиболее распространённой является формулировка задачи без чёткого определения проблемы и измеримых целей: согласно отчёту Счётной палаты № 12/2025, в 64 % проверенных муниципальных проектов декларируемые цели сводились к общим формулировкам вроде «повышение качества управления» или «цифровизация процессов», что не позволяло объективно оценить достижение результата. Второй по частоте ошибкой стало отсутствие предварительной оценки технической и организационной готовности: исследование ВШЭ («Цифровая трансформация на местах», 2024) показало, что в 71 % случаев закупка программного обеспечения или оборудования осуществлялась без учёта совместимости с существующей ИТ-инфраструктурой, наличия квалифицированного персонала для сопровождения или требований законодательства в области защиты персональных данных. Третьей системной проблемой является игнорирование этапа пилотного внедрения и обучения конечных пользователей: как отмечено в докладе Счётной палаты «О состоянии и перспективах цифровой трансформации органов местного самоуправления» (2026), более половины внедрённых систем фактически не используются сотрудниками из-за отсутствия инструкций, адаптированных под их профессиональные задачи, и недостатка времени на освоение новых инструментов. Наконец, значительная доля проектов страдает от слабой вовлечённости граждан и заинтересованных служб на этапе проектирования, что приводит к созданию решений, не соответствующих реальным потребностям населения. Все указанные ошибки носят методологический характер и могут быть предотвращены при наличии доступных практических руководств, ориентированных на специфику муниципального управления.

§ 0.4. Как использовать пособие: пошагово или выборочно по задачам

Настоящее пособие структурировано в соответствии с логикой жизненного цикла цифрового проекта и может использоваться двумя основными способами: как последовательное руководство при запуске новой инициативы «с нуля» или как справочный ресурс для решения конкретных задач на отдельных этапах реализации. В первом случае рекомендуется следовать изложенной последовательности глав – от оценки готовности муниципалитета и формулирования цели до приёмки, оценки эффективности и масштабирования решения. Такой подход обеспечивает системность планирования и минимизирует риски, выявленные в практике муниципальных образований (Счётная палата РФ, Отчёт № 12/2025). Во втором случае пользователь может обратиться напрямую к тому разделу, который соответствует текущей проблемной зоне: например, к главе о разработке технического задания при подготовке к закупке, к разделу об обучении персонала – на этапе внедрения, или к материалам по оценке KPI – при подготовке отчётности. Все параграфы содержат автономные рекомендации, не требующие обязательного изучения предшествующих частей, что подтверждается методологией модульного проектирования учебно-методических материалов, применяемой в программах повышения квалификации РАНХиГС и Минцифры России («Методические рекомендации по обучению цифровой грамотности госслужащих», 2024). При этом ссылки на нормативные акты, технические стандарты и инструменты унифицированы и актуальны по состоянию на январь 2026 года, что позволяет использовать пособие как в условиях комплексной цифровой трансформации, так и при решении разовых операционных задач.

Часть I. Подготовка к цифровому проекту

Глава 1. Оценка готовности муниципалитета к цифровизации

§ 1.1. Индекс цифровой зрелости муниципалитета: как провести самооценку

Самооценка уровня цифровой зрелости муниципалитета представляет собой диагностическую процедуру, направленную на выявление текущего состояния информационно-коммуникационной инфраструктуры, организационных процессов и кадрового потенциала с целью определения готовности к реализации цифровых проектов. В Российской Федерации методологической основой для такой оценки служит «Методика определения уровня цифровой зрелости органов местного самоуправления», утверждённая Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2023 году и актуализированная в 2025 году. Согласно данной методике, уровень зрелости оценивается по четырём ключевым компонентам: технологическая база (наличие сетевой инфраструктуры, серверного оборудования, лицензированного программного обеспечения), цифровые сервисы (степень охвата населения и бизнеса электронными услугами), управленческие практики (наличие регламентов, ответственных лиц, планов цифрового развития) и человеческий капитал (квалификация сотрудников, доступность обучения). Каждый компонент включает набор конкретных индикаторов, подлежащих верификации на основе внутренней документации, технических актов и опросов персонала. Самооценка может быть проведена ответственным за цифровизацию сотрудником без привлечения внешних консультантов: для этого достаточно последовательно пройти по пунктам анкеты, размещённой в разделе «Цифровая зрелость» на портале Госуслуг для организаций (gosuslugi.ru/organizations), или воспользоваться упрощённой версией, рекомендованной НИУ ВШЭ в рамках проекта «Цифровая трансформация на местах» (2024). Результаты самооценки выражаются в баллах и соотносятся с пятью уровнями зрелости – от «базового» (отсутствие системного подхода) до «инновационного» (автоматизация процессов, использование аналитики и прогнозных моделей). По данным мониторинга Минцифры России (2025), 78 % муниципалитетов с численностью населения менее 30 тыс. человек находятся на первом или втором уровне зрелости, что свидетельствует о необходимости начинать цифровые инициативы с укрепления базовой инфраструктуры и документирования процессов, а не с внедрения сложных ИТ-решений. Проведение самооценки не имеет юридических последствий, но позволяет обоснованно сформировать приоритеты цифрового развития и повысить эффективность последующих инвестиций.

§ 1.2. Анализ существующей ИТ-инфраструктуры (сети, серверы, ПО, ЭП)

Анализ информационно-технической инфраструктуры муниципалитета является обязательным этапом подготовки к реализации цифрового проекта и предполагает выявление и документирование всех компонентов, обеспечивающих функционирование информационных систем: локальных и корпоративных сетей, серверного оборудования, установленного программного обеспечения, а также средств электронной подписи и систем управления доступом. Согласно методическим рекомендациям Минцифры России «Обеспечение ИБ при реализации цифровых проектов в органах местного самоуправления» (2024), анализ должен начинаться с составления инвентаризационного перечня активов, включающего наименование, производителя, год ввода в эксплуатацию, технические характеристики и срок окончания поддержки. Особое внимание уделяется совместимости используемого оборудования с требованиями будущего решения: например, для интеграции с федеральными государственными информационными системами (ГИС) необходимо наличие защищённого канала связи, соответствующего требованиям ФСТЭК России, а также сертифицированных средств криптографической защиты информации. Исследование НИУ ВШЭ («Технологическая база муниципалитетов: реальность и барьеры», 2025) показало, что в 63 % малых и средних муниципальных образований (с населением до 50 тыс. человек) локальные вычислительные сети эксплуатируются свыше семи лет без модернизации, что создаёт риски несовместимости с современными облачными сервисами и повышает уязвимость к кибератакам. Аналогичная ситуация наблюдается с программным обеспечением: по данным Росстата (2025), 41 % муниципальных учреждений используют нелицензионные или устаревшие версии офисных и специализированных приложений, что нарушает требования Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и затрудняет обмен данными с вышестоящими органами власти. Что касается электронной подписи, то согласно приказу Минцифры России № 378 от 2023 года, все должностные лица, взаимодействующие с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Госуслугами, обязаны использовать квалифицированную электронную подпись, выданную аккредитованным удостоверяющим центром; однако проверка Счётной палаты (Отчёт № 12/2025) выявила, что в 29 % проверенных администраций отсутствовал учёт сроков действия сертификатов ЭП, что приводило к сбоям в работе с межведомственными запросами. Таким образом, анализ ИТ-инфраструктуры должен завершаться составлением заключения о технической готовности к реализации конкретного проекта, включая перечень необходимых доработок, их сметную стоимость и временные рамки выполнения. Без такого анализа закупка нового программного обеспечения или оборудования может оказаться неэффективной или юридически некорректной.

§ 1.3. Кадровый потенциал: кто может управлять проектом, а кто – поддерживать систему

Оценка кадрового потенциала муниципалитета в контексте реализации цифрового проекта предполагает выявление сотрудников, способных выполнять функции управления инициативой и обеспечивать техническую поддержку внедряемого решения на этапе эксплуатации. Согласно данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (2025), в 86 % муниципальных образований с численностью населения менее 50 тыс. человек отсутствуют штатные единицы, формально закреплённые за функциями управления ИТ-проектами или сопровождения информационных систем. В таких условиях ответственность за управление проектом, как правило, возлагается на заместителя главы администрации по экономике, финансам или вопросам внутреннего административного управления, обладающего полномочиями по координации межведомственного взаимодействия и распоряжению бюджетными ресурсами, но не имеющего профильной технической квалификации. Функции технической поддержки, в свою очередь, исполняются сотрудниками, формально относящимися к отделам делопроизводства, бухгалтерии или общего отдела, которые в рамках своих должностных обязанностей обеспечивают базовое обслуживание компьютерной техники, работу с электронной почтой и первичную регистрацию обращений в информационных системах. Исследование НИУ ВШЭ («Кадровое обеспечение цифровой трансформации на местах», 2024) констатирует, что лишь 12 % таких сотрудников прошли специализированное обучение по вопросам информационной безопасности, работе с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) или сопровождению программного обеспечения, рекомендованного Минцифры России. При этом в 74 % случаев техническая поддержка осуществляется на эпизодической основе, без закрепления регламентированных процедур реагирования на инциденты или обновления программного обеспечения. Для обеспечения устойчивости цифрового проекта необходимо чётко разграничить две роли: проектного менеджера, отвечающего за соблюдение сроков, бюджета и качества результата, и администратора системы, обеспечивающего её бесперебойную работу после внедрения. В условиях дефицита кадров допустимо совмещение этих функций одним лицом, однако только при условии его участия в программах повышения квалификации, предусмотренных федеральными и региональными образовательными платформами, такими как «Цифровая академия» или «ГосСОПКА». Отсутствие хотя бы одного из указанных ролей в организационной структуре муниципалитета существенно повышает риски срыва сроков реализации проекта и снижения его практической востребованности, что подтверждается выводами Счётной палаты Российской Федерации (Отчёт № 12/2025).

§ 1.4. Финансовые источники: бюджет, субсидии, софинансирование, частно-государственное партнёрство

Финансовое обеспечение цифровых проектов в муниципальных образованиях Российской Федерации осуществляется за счёт нескольких взаимодополняющих источников, основными из которых являются средства местного бюджета, межбюджетные трансферты из региональных и федеральных бюджетов, а также механизмы привлечения внебюджетных ресурсов. Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе самостоятельно определять приоритеты расходования средств местного бюджета, включая направление средств на развитие информационной инфраструктуры и цифровые сервисы, при условии соблюдения обязательств по исполнению полномочий, отнесённых к ведению муниципалитетов. Однако, как показывает анализ Министерства финансов Российской Федерации (2025), доля расходов на цифровизацию в структуре местных бюджетов в среднем не превышает 1,2 %, что недостаточно для реализации комплексных инициатив. В этих условиях ключевую роль играют субсидии, предоставляемые субъектами Российской Федерации и федеральными органами власти в рамках государственных программ. Наиболее значимыми источниками являются субсидии Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», а также региональные программы поддержки муниципальных образований, ориентированные на создание «умной городской среды» или развитие электронных сервисов. Условия предоставления таких субсидий, как правило, предполагают обязательное софинансирование со стороны муниципалитета – в размере от 10 % до 30 % от общей стоимости проекта, что закреплено в типовых соглашениях о распределении субсидий, утверждённых Минфином России (Приказ № 189н от 2023 года). Помимо бюджетных механизмов, законодательство Российской Федерации допускает использование форм частно-государственного партнёрства (ЧГП) для реализации цифровых проектов, регулируемых Федеральным законом № 115-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве». Однако, согласно исследованию НИУ ВШЭ («Финансовые модели цифровой трансформации на местах», 2025), применение ЧГП в муниципальной практике остаётся единичным: за период 2023–2025 годов было зарегистрировано менее 40 соглашений такого рода, преимущественно в крупных городских округах, что связано с высокой административной сложностью оформления, необходимостью проведения независимой антикоррупционной экспертизы и длительными сроками согласования. Таким образом, для большинства муниципалитетов реалистичным финансовым сценарием остаётся комбинация собственных средств и целевых субсидий при условии соответствия проекта критериям отбора, установленным вышестоящими уровнями власти. Отсутствие чёткого понимания доступных источников финансирования и требований к их использованию является одной из причин неэффективного планирования цифровых инициатив, что подтверждается данными Счётной палаты Российской Федерации (Отчёт № 12/2025).

Глава 2. Формулирование цифровой инициативы

2.1. От проблемы к решению: как правильно описать потребность

Формулирование цифровой инициативы должно начинаться не с выбора технологического решения, а с чёткого и верифицируемого описания существующей проблемы или неэффективности текущего процесса. Согласно методическим рекомендациям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (2024), корректная постановка потребности включает три обязательных элемента: описание текущего состояния, обоснование необходимости изменений и определение желаемого результата. Текущее состояние должно быть зафиксировано на основе объективных данных – например, количества обращений граждан, времени обработки запроса, частоты ошибок при заполнении документов или уровня удовлетворённости населения, полученного в ходе официальных опросов. Обоснование необходимости изменений требует ссылки на нормативные акты, стратегические документы или управленческие вызовы: например, несоответствие сроков предоставления муниципальной услуги требованиям Административного регламента, либо рост числа жалоб, зафиксированный в отчёте территориального органа Роспотребнадзора. Желаемый результат должен быть измеримым и ограниченным во времени: вместо расплывчатой формулировки «улучшить качество услуг» следует указать, что «сократить среднее время рассмотрения заявления на выдачу разрешения на строительство с 15 до 7 рабочих дней к концу 2026 года». Исследование НИУ ВШЭ («Проектирование цифровых сервисов в муниципалитетах», 2025) показало, что в 68 % неудачных цифровых проектов, проанализированных в 2023–2025 годах, первоначальная потребность была сформулирована как «внедрение электронной системы» без указания конкретной операционной проблемы, что привело к созданию решений, не востребованных ни сотрудниками, ни гражданами. Аналогичный вывод содержится в отчёте Счётной палаты Российской Федерации № 12/2025, где отмечается, что отсутствие чёткой проблемной декларации является одной из ключевых причин нецелевого расходования бюджетных средств. Таким образом, правильное описание потребности представляет собой аналитическую процедуру, направленную на установление причинно-следственной связи между текущим состоянием и предполагаемым цифровым решением, а не на подбор технологии под заранее заданное техническое решение. Только при таком подходе возможно обоснованное планирование, корректная оценка эффективности и последующая защита проекта перед контролирующими органами.

§ 2.2. Соответствие нацпроектам, региональным программам и стратегиям («Цифровая экономика», «Госуслуги», «Умный город»)

Формулирование цифровой инициативы на уровне муниципалитета должно учитывать её соответствие действующим федеральным и региональным стратегическим документам, поскольку именно это соответствие определяет возможность получения финансовой, методической и институциональной поддержки. На федеральном уровне ключевыми ориентирами являются национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474, а также входящие в её состав федеральные проекты, в частности «Цифровое государственное управление» и «Информационная инфраструктура». Согласно паспорту федерального проекта «Цифровое государственное управление» (редакция 2024 года), органы местного самоуправления обязаны обеспечивать предоставление 100 % муниципальных услуг в электронной форме к 2026 году, а также внедрять сквозные цифровые сервисы, интегрированные с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Отдельное значение имеет концепция «Умный город», разработанная Минстроем России совместно с Минцифры России и закреплённая в Методических рекомендациях по реализации комплексного подхода к развитию городской среды (2023). В рамках этой концепции муниципалитеты могут реализовывать проекты в области интеллектуальных систем управления транспортом, энергопотреблением, безопасностью и благоустройством, при условии их включения в региональные дорожные карты. Региональные программы, как правило, детализируют федеральные цели с учётом социально-экономической специфики субъекта: например, в Республике Татарстан действует программа «Цифровой район», а в Калужской области – «Цифровая деревня», каждая из которых устанавливает собственные критерии отбора и требования к софинансированию. Исследование НИУ ВШЭ («Согласование уровней цифровой политики в России», 2025) показывает, что муниципальные проекты, явно соотнесённые с целями нацпроектов и региональных программ, в 3,2 раза чаще получают субсидии и проходят экспертизу эффективности. При этом формальное указание на соответствие без содержательной привязки к конкретным показателям или мероприятиям не даёт преимуществ: согласно анализу Минцифры России (2025), 41 % отклонённых заявок на субсидии содержали общие ссылки на «Цифровую экономику» без раскрытия механизма достижения целевых индикаторов. Таким образом, для повышения обоснованности инициативы необходимо не только упомянуть соответствующий стратегический документ, но и продемонстрировать, как конкретные действия муниципалитета вносят вклад в достижение его количественных и качественных целей, зафиксированных в официальных паспортах программ и утверждённых планах мероприятий.

§ 2.3. Вовлечение граждан: опросы, общественные советы, хакатоны

Вовлечение граждан в процесс формулирования цифровой инициативы является обязательным элементом обоснования её общественной значимости и повышает вероятность последующей востребованности результата. Согласно Концепции развития государственного управления в цифровой среде, утверждённой Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2023 году, все проекты, направленные на изменение взаимодействия между органами власти и населением, должны предусматривать процедуры обратной связи с заинтересованными гражданами на этапе проектирования. Наиболее распространёнными формами такого вовлечения являются представительные опросы, заседания общественных советов и тематические хакатоны. Опросы населения могут проводиться как в электронной форме через платформу «Госуслуги.Опросы» (gosuslugi.ru/oprosy), так и в очном формате в многофункциональных центрах или на выездных мероприятиях; при этом для обеспечения репрезентативности выборки рекомендуется соблюдать методологические требования, изложенные в методических рекомендациях Росстата (2024). Общественные советы при администрациях муниципальных образований, учреждённые в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», могут быть привлечены к обсуждению концепции цифрового сервиса, оценке его доступности для различных групп населения, включая маломобильные категории, и выработке рекомендаций по адаптации интерфейсов. Хакатоны, организуемые совместно с региональными ИТ-сообществами, вузами или Агентством стратегических инициатив, применяются преимущественно в крупных городских округах и направлены на генерацию инновационных решений по конкретным задачам – например, оптимизация маршрутов общественного транспорта или создание чат-бота для информирования о социальных выплатах. Исследование НИУ ВШЭ («Гражданское участие в цифровой трансформации на местах», 2025) показало, что в муниципалитетах, где на этапе проектирования были проведены хотя бы две формы вовлечения граждан, уровень фактического использования внедрённых сервисов в первые шесть месяцев эксплуатации оказался выше в среднем на 37 % по сравнению с проектами, разработанными без участия населения. При этом отсутствие документального подтверждения вовлечения (протоколы, аналитические отчёты, скриншоты опросов) снижает шансы на получение субсидий, поскольку нарушает требования к демонстрации общественной полезности, закреплённые в условиях предоставления межбюджетных трансфертов Минцифры России (Приказ № 378 от 2023 года). Таким образом, вовлечение граждан не является формальной процедурой, а представляет собой инструмент снижения рисков проектирования и повышения качества цифровых сервисов за счёт учёта реальных потребностей конечных пользователей.

§ 2.4. Постановка измеримых целей (KPI): что считать успехом?

Определение измеримых целей является обязательным условием корректной формулировки цифровой инициативы, поскольку позволяет объективно оценить её эффективность на этапе завершения и обеспечивает основу для последующей отчётности перед вышестоящими органами власти и контролирующими институтами. Согласно методическим рекомендациям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (2024), каждая цель должна соответствовать критериям SMART: быть конкретной (Specific), измеримой (Measurable), достижимой (Achievable), релевантной (Relevant) и ограниченной во времени (Time-bound). В контексте муниципальных цифровых проектов наиболее уместными показателями эффективности (KPI) являются количественные метрики, отражающие изменения в операционных процессах или уровне удовлетворённости граждан. К числу типовых KPI относятся: сокращение времени обработки запроса (например, со среднего значения 12 до 5 рабочих дней), рост доли электронных обращений в общем потоке (с 30 % до 70 % за год), снижение количества ошибок при заполнении документов (на 50 % в течение шести месяцев), увеличение охвата населения цифровым сервисом (до 80 % жителей в возрасте 18–65 лет) или повышение уровня удовлетворённости, зафиксированного в ходе стандартизированных опросов (с 3,8 до 4,5 баллов по пятибалльной шкале). Исследование НИУ ВШЭ («Оценка эффективности цифровых проектов в муниципалитетах», 2025) показало, что в 76 % успешных проектов, прошедших независимую экспертизу в 2023–2025 годах, цели были сформулированы в виде количественных индикаторов, привязанных к конкретному сроку, тогда как в неэффективных инициативах преобладали качественные формулировки вроде «улучшить качество взаимодействия» или «повысить доступность». Отсутствие измеримых целей затрудняет также проведение постпроектного аудита: согласно отчёту Счётной палаты Российской Федерации № 12/2025, в 58 % проверенных проектов невозможно было установить факт достижения заявленных результатов именно из-за расплывчатости исходных целей. При этом важно, чтобы выбранные KPI соответствовали как внутренним задачам администрации, так и внешним требованиям – например, индикаторам федеральных проектов, таким как «доля полностью электронных услуг» или «время предоставления приоритетных услуг». Таким образом, постановка измеримых целей не является формальным этапом планирования, а представляет собой ключевой инструмент управления ожиданиями, контроля исполнения и демонстрации общественной полезности цифровой инициативы.

Часть II. Проектирование и планирование

Глава 3. Выбор технологического решения

§ 3.1. Типовые решения Минцифры и АИС «Госуслуги»: когда использовать «коробку»

Использование типовых («коробочных») программных решений, разработанных или рекомендованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и интегрированных в архитектуру Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), является предпочтительным вариантом для большинства муниципальных образований при реализации стандартных функций государственного управления. Согласно «Стратегии развития цифровой экономики до 2030 года» и «Концепции построения типовой ИТ-архитектуры органов власти», утверждённой Минцифры России в 2023 году, применение унифицированных решений позволяет снизить затраты на разработку, обеспечить совместимость с федеральными информационными системами, упростить обучение персонала и минимизировать риски нарушения требований законодательства в области защиты персональных данных и информационной безопасности. К числу таких решений относятся, в частности, автоматизированные информационные системы (АИС) для предоставления муниципальных услуг, модули электронного документооборота, подсистемы управления обращениями граждан, а также специализированные сервисы, такие как «Единое окно» для МФЦ или «Цифровой профиль гражданина». Исследование НИУ ВШЭ («Эффективность внедрения типовых ИТ-решений в муниципалитетах», 2025) показало, что в 82 % случаев использование «коробочных» решений приводило к сокращению сроков внедрения в среднем на 40 % и снижению совокупной стоимости владения на 35 % по сравнению с кастомной разработкой. При этом решение о применении типового продукта целесообразно принимать, если задача муниципалитета соответствует стандартному сценарию, предусмотренному функционалом системы, – например, при организации приёма заявлений на получение социальных выплат, выдачу разрешений на строительство или регистрацию муниципального имущества. Если же специфика местного управления требует уникальных бизнес-процессов, не охваченных типовыми решениями (например, учёт объектов культурного наследия в историческом центре или специализированная логистика в удалённых территориях), допускается переход к индивидуальной разработке, однако только после проведения обоснования невозможности адаптации существующих продуктов. Отказ от типового решения без такого обоснования может быть расценён контролирующими органами как неэффективное расходование бюджетных средств, что подтверждается практикой Счётной палаты Российской Федерации (Отчёт № 12/2025). Таким образом, «коробочные» решения Минцифры и АИС «Госуслуги» следует рассматривать как базовый инструмент цифровизации, применимый в подавляющем большинстве стандартных административных процессов, а отступление от них – как исключение, требующее документального подтверждения.

§ 3.1. Типовые решения Минцифры и АИС «Госуслуги»: когда использовать «коробку»

Применение типовых («коробочных») программных решений, разработанных или рекомендованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, представляет собой приоритетный подход к цифровизации стандартных функций органов местного самоуправления. Согласно «Концепции построения типовой информационно-технологической архитектуры органов государственной власти и органов местного самоуправления», утверждённой Минцифры России в 2023 году, такие решения обеспечивают унификацию процессов, совместимость с федеральными информационными системами, снижение рисков нарушения требований законодательства в области защиты персональных данных и информационной безопасности, а также упрощение сопровождения и обучения персонала. К числу типовых продуктов относятся автоматизированные информационные системы (АИС), интегрированные с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), включая модули для предоставления муниципальных услуг, управления обращениями граждан, электронного документооборота, формирования «цифрового профиля» заявителя и работы многофункциональных центров. Исследование НИУ ВШЭ («Эффективность внедрения типовых ИТ-решений в муниципалитетах», 2025) показало, что использование таких решений в 82 % случаев приводило к сокращению сроков реализации проекта в среднем на 40 % и снижению совокупной стоимости владения на 35 % по сравнению с индивидуальной разработкой. Решение о применении «коробочного» продукта целесообразно принимать, если задача муниципалитета соответствует стандартному административному процессу, описанному в методических материалах Минцифры России, – например, при организации приёма заявлений на социальные выплаты, выдачу разрешений на строительство, учёт муниципального имущества или взаимодействие с ЕГАИС, ГИС ЖКХ и другими федеральными системами. В случаях, когда специфика местного управления требует уникальных бизнес-процессов, не охваченных функционалом типовых решений (например, специализированный учёт объектов культурного наследия или логистика в труднодоступных территориях), допускается переход к кастомной разработке, однако только после подготовки обоснования невозможности адаптации существующих продуктов. Отсутствие такого обоснования может быть расценено контролирующими органами как неэффективное расходование бюджетных средств, что подтверждается практикой Счётной палаты Российской Федерации (Отчёт № 12/2025). Таким образом, типовые решения Минцифры и АИС «Госуслуги» следует рассматривать как базовый и предпочтительный инструмент цифровизации для большинства муниципальных задач, а отступление от них – как исключение, требующее документального подтверждения технической или организационной необходимости.

§ 3.2. Когда нужна кастомная разработка: критерии принятия решения

Кастомная (индивидуальная) разработка программного обеспечения в муниципальной практике допускается только в случаях, когда типовые решения, рекомендованные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, объективно не способны обеспечить выполнение специфических административных функций или учёт локальных особенностей территории. Согласно «Методическим рекомендациям по выбору ИТ-решений для органов местного самоуправления» (Минцифры России, 2024), решение о переходе к индивидуальной разработке должно основываться на трёх обязательных критериях: отсутствие функциональной эквивалентности в каталоге типовых решений, наличие нормативно закреплённой обязанности по выполнению уникальной процедуры и невозможность адаптации существующих систем без нарушения требований законодательства. Первый критерий предполагает проведение сопоставительного анализа: если ни одно из решений, включённых в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных или рекомендованных в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», не поддерживает необходимые бизнес-процессы – например, учёт историко-культурных объектов с привязкой к градостроительным регламентам или автоматизированный расчёт компенсаций для жителей удалённых сельских поселений, – это создаёт основание для кастомной разработки. Второй критерий требует ссылки на конкретный нормативный акт субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, устанавливающего обязанность по реализации данной функции; при отсутствии такой обязанности проект может быть признан нецелевым. Третий критерий связан с техническими ограничениями: если модификация типового решения потребует вмешательства в защищённые ядра системы, нарушит сертификаты соответствия ФСТЭК России или приведёт к несовместимости с СМЭВ или ЕПГУ, то адаптация становится неприемлемой. Исследование НИУ ВШЭ («Цифровая трансформация на местах: барьеры и решения», 2025) показало, что лишь 18 % муниципальных образований, обратившихся к кастомной разработке в 2023–2025 годах, выполнили все три критерия; в остальных случаях индивидуальные проекты дублировали функционал уже существующих систем, что привело к неэффективному расходованию бюджетных средств. Счётная палата Российской Федерации в Отчёте № 12/2025 указала, что отсутствие обоснования необходимости кастомной разработки стало причиной признания нецелевым использования средств в 27 % проверенных случаев. Таким образом, переход к индивидуальной разработке должен рассматриваться как исключительная мера, требующая документального подтверждения технической, правовой и функциональной невозможности использования типовых решений, а также согласования с региональным органом власти, курирующим вопросы цифрового развития.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.